Planificación+y+temporización


 * //Está bastante bien. Lo único que os ha faltado es contabilizar el número total de horas, tanto estimadas como reales y justificar las desviaciones.// **
 * //También falta temporizar las fases 2 y 3 del proyecto.// **


 * Planificación Teomporización**

el modelo centralizado cliente/servidor. || David,Yohan y Abdel || En este punto tendremos que buscar el porque hemos elegido el metodo de cliente servidor en vez de el modelo de grupo de trabajo. Seguramente tardaremos mas asi que tendremos que aumentar el rendimiento y recuperar el tiempo mas adelante. ||= 30-min ||= 2-h || Windows 2003 Server. || Kevin, Sergio, Yohan, Jordan, Abdel y David || Seguramente tardaremos mas asi que tendremos que aumentar el rendimiento y recuperar el tiempo mas adelante. Aqui estudiares las diferentes versiones de windows server 2003. ||= 2-h ||= 1-h || MAGNOLIA. || Sergio,David y Kevin || Justificaremos el porque de la version de Windows 2003 server. ||= 30-min ||= 30-min || Windows 2003 Server elegida. || Sergio y Abdel || Tenemos de buscar 3 ordenadores para instalar el servidor y mirar su rendimiento y el precio. ||= 20-min ||= 15-min || Presentación. || Yohan || Estudiamos todo los programas que creamos que sean necesario para el escritorio del servidor y luego haremos la presentacion del proyecto con todo detalle. ||= 1-h ||= 2-h || Formularios de autoevaluación. ||  || Cada dia haremos un diario de lo que hemos hecho y lo mas importante. ||= 20-min ||= 30 min ||
 * ~ Tarea ||~ Encargado de la tarea ||~ Descripcion ||~ Tiempo estimado ||~ Tiempo real ||
 * Estudio comparativo entre el modelo de grupo de trabajo y
 * Estudio de las características, requisitos y precios de las versiones de la familia
 * Elección y justificación de la versión de Windows 2003 Server idónea para
 * Elección y justificación de 3 equipos comerciales en los que instalar la versión de
 * Instalación y manual de instalación de Windows 2003 Server || David, Abdel || Instalamos Windows server 2003 ||= 2-h ||= 1-h 30-min ||
 * Instalación y manual de instalación de al menos 2 de los 3 métodos de instalación || Sergio, Kevin y David || Buscaremos los metodos de instalacion de Windows Server 2003 y haremos un manual de instalación. ||= 2-h ||= 2h ||
 * Configuración de las actualizaciones. || Sergio || Configuraremos el SO del servidor y podremos todas las actualizaciones necesarias. ||= 1-h ||= 45-min ||
 * Estudio de las posibilidades de configuración del entorno.
 * Diarios de trabajo de cada componente del grupo.


 * Presentacion de la practica || Todos || Presentamos el trbajo hecho hasta ahora y luego la configuracion que tendremos que hacer durante la fase 2. || 1 hora || 1 hora ||
 * Configuracion del servidor magnolia Madrid || Todos || Configuramos todos la parametros basicos del servir || 4 horas aprox || 6 horas aprox ||
 * Usuario, Contraseñas y Informacion basica || Yohan || Creeacion de todos los usuarios y los departamentos del servidor || 3 horas || 4 horas aprox ||
 * Configuracion de cliente Magnolia || Yohan || Configuramos el cliente magnolia, tanto DNS como red. || 4 horas || 5 horas aprox ||

Para volver al Indice, clica AQUI